# XMind

## Collaborative Minds

### 任务信息

XMind专业版中添加了"任务信息"的功能，您可以在任务信息的视图中，为每个主题添加各自相关的任务信息。您可以添加任务的开始、结束时间、优先级、进度等信息。方法如下:

1. 选中一个主题。
2. 打开任务信息视图。
3. 视图中，您可以看到以及修改下列信息:
   - 任务名称: 即主题的内容；
   - 负责人: 填入该任务的负责人；
   - 开始和结束时间: 为当前任务挑选开始和结束时间；
   - 进度: 调整滑块、选择进度或者直接输入数字来调整当前任务的进度；
   - 优先级: 为任务选择合适的优先级；
   - 检验点: 若激活，则此任务在甘特图视图中不显示任何进度信息；
   - 任务关联: 您可以在此将选中的任务同其他任务建立依赖关系。

任务关联

在项目实施过程中，您可能会经常需要为某两个任务之间建立一种依赖关系。现在，您可以很方便地在XMind里面做到这点。

1. 选择任务 A；
2. 进入任务信息视图(从菜单选择 视图 --- 显示 任务信息)；
3. 滚动到视图的底部，在任务关联一栏点击 加号；

4. 在对话框中选择任务B；
5. 确定依赖关系的类型；
   - 截止日期-至-开始日期, 任务A的 开始日期 不得早于任务B的 截止日期。
   - 开始日期-至-截止日期, 任务A的 截止日期 不得早于任务B的 开始日期。
   - 开始日期-至-开始日期, 任务A的 开始日期 不得早于任务B的 开始日期。
   - 截止日期-至-截止日期, 任务A的 截止日期 不得早于任务B的 截止日期。
6. 点击完成。

任务关联添加对话框

注意: 在甘特图中，所有有任务信息的主题都会被同步显示出来。

您可能还对下列内容感兴趣:

- 主题
- 外框
- 联系
- 甘特图
- 视图
- 思维图

帮助中心